2017 winter semester Flying Robot Project 5th Team ANovember 22, 2017

As ordered parts had not yet arrived, we worked on other parts. We finished cutting ribs and wing-body junction by laser cutter. We also pasted japanese paper on ailerons, horizontal stabilizer and vertical stabilizer. We are going to start assembling parts next week if we receive ordered parts.
There are several concerns about the assembling. The first is design of ribs. If it isn’t precise, they might not fit carbon pipes, which we use as spars. Second is the quality of the carbon pipes. If they are bent or twisted, the assembling will be more difficult than we think. At worst, we need to redesign ribs. I really hope they’re fine.今回はまだ注文した部品が届いていないので、ほかの部品を作った。前回作りきれなかった主翼のリブや翼胴結合部をレーザーカッターで切り、尾翼やエルロンの翼面貼りを終わらせた。部品が届いたら、来週は組み立てを始める予定だ。
次回の組み立てにあたって残る懸念事項は主に以下の二つである。まず、リブの設計が正しく行われているか。今回はカーボン角パイプを桁として用いるが、それがリブと上手く合わない可能性がある。次に角パイプの精度がどれくらい高いか。もし曲げや捻れなどの変形があった場合、組み立ては難しくなると予想される。最悪の場合、設計を見直すことになるかもしれない。